
Baustelle Münchener Straße Ende November wieder beidseitig befahrbar
BGL-Freilassing, 02.09.2026 11:00


Seit August ist die Straßenbaustelle Münchener Straße auf die Nordseite gewandert, das Baufeld wurde entgegen der Pläne nun aber vergrößert, es reicht vom Kreisverkehr Rathaus nun bis kurz vor die Industriestraße (Kaufland).Beim ersten Bauabschnitt seien die Verzögerungen deshalb entstanden, weil das Baufeld zu klein war und Bauarbeiter verschiedener Firmen sich im Wege standen, das soll jetzt beim großen Baufeld nicht mehr geschehen. Außerdem habe man offensichtlich zu sehr auf Wünsche der Stadt und der Anrainer Rücksicht genommen, auch das habe die Bauarbeiten im ersten Abschnitt (Rathaus bis Schillerstraße/Obere Feldstraße) verlangsamt.Martin Bambach vom Staatlichen Bauamt versichert, dass die Münchener Straße Ende November wieder "in beiden Richtungen befahrbar ist". Ob danach noch Restarbeiten zu erledigen sind könne er jetzt noch nicht sagen.Die Strecke von der Industriestraße in Richtung Wasserburgerstraße werde nach Möglichkeit auch noch in diesem Jahr saniert, dafür könne er aber keine Garantie abgeben, das sei auch Wetterabhängig.
 
Bilder und Videos: FMT-Pictures - MW